\begin{slide}{Meilensteine}

Vorgänge können zu \emph{Phasen} zusammengefaßt werden.

Zur Projekt-Überwachung werden
für Beginn und Ende von Phasen (oder einzelnen Vorgängen)
\emph{Meilensteine} festgelegt.

Meilensteine sind
\begin{itemize}
\item
  überprüfbar 

  (konkretes (Teil-)Produkt soll vorliegen)
\item
  kurzfristig 

  (betrifft Zeitraum von 1 \dots 4 Wochen)
\item
  gleichverteilt

  (z. B. jeden Monat ein Meilenstein)
\end{itemize}


\end{slide}
