<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{slide}{Prozesse und Vorgänge}

Jeder Prozeß wird untergliedert in \emph{Vorgänge}.

Ein Vorgang ist in sich abgeschlossene, identifizierbare Aktivität mit
\begin{itemize}
\item
  Namen
\item
  erforderlicher Zeitdauer
\item
  Zuordnung von Personal und Betriebsmitteln
\item 
  Zuordung von Kosten und Einnahmen

  (abgeleitet aus Gesamtkosten-Schätzung des Projektes)
\end{itemize}



\end{slide}
</pre></body></html>